SE REALIZO SELLADOS DE TRAZADOS (INICIO,PRESENCIA Y CIERRE), Y SELLADO DE BASE DE PEANAS CON SIKADUR, SE ESPERA A QUE YA SE PUEDA TRABAJAR DENTRO DE CABAINA YA QUE A UN SE ESTABAN REALIZANDO TRABAJAO DE PARTE DE ELLOS, SE EMPEZO ANCLAR PLATINA A PARTIR DE LAS 17:00 Y SE DEJA CONECTADA LA PARTE DE RED EN PLATINA CON TECNICO NELSON